HĐND tỉnh Quảng Trị

http://hdndquangtri.gov.vn

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện dự án đầu tư hạ tầng Tuyến kết nối từ cổng phụ Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang đến Cụm công nghiệp Hải Lệ và bãi đỗ xe số 01.

Ngày 08/8/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện dự án đầu tư hạ tầng Tuyến kết nối từ cổng phụ Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang đến Cụm công nghiệp Hải Lệ và bãi đỗ xe số 01 theo quy hoạch đô thị La Vang.
ktns lavang1
 
Dự án Tuyến kết nối từ cổng phụ Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang đến Cụm công nghiệp Hải Lệ và bãi đỗ xe số 01 được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2023; UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực; hình thành trung tâm thương mại - dịch vụ và kết nối phát triển với cụm du lịch, tăng cường năng lực hạ tầng vào các dịp lễ tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang và các hoạt động kinh tế - xã hội, dịch vụ, du lịch tại địa phương; mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, kết nối đô thị mới La Vang với thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị mới La Vang theo Quy hoạch chung đã phê duyệt, xây dựng phát triển đô thị La Vang đạt tiêu chí đô thị loại V trước năm 2030.

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng bãi đỗ xe số 01 tại đường Phú Lệ B, diện tích 3,05ha và xây dựng 01 nhà vệ sinh công cộng có diện tích 29,5m2 ở góc phía Đông Nam bãi đỗ xe; nâng cấp, mở rộng 01 tuyến đường, đầu tư xây dựng mới 02 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 2.166,67m. Tổng mức đầu tư: 35,8 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh (Nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng), thời gian thực hiện năm 2023-2024.

Tình hình triển khai thực hiện: Dự án được khởi động cuối năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB để bàn giao thi công. Đến thời điểm trước ngày 08/8/2024, hạng mục Bãi đỗ xe: 03 ha, cơ bản hoàn thành. Hạng muc Đường giao thông: Tuyến nâng cấp, mở rộng đoạn từ cổng phụ Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang đến đường Phú Lệ B (ĐH.48a): dài 330m, bề rộng nền đường 20,5m (mặt đường 10,5m, lề mỗi bên 5m) cơ bản hoàn thành; Tuyến mới 1 dài 1.050m, bề rộng nền đường 9,5m (mặt đường 7,5m, lề mỗi bên 1m): đắp đất K95: 18.800m3/23.895m3 đạt 79%; đắp đất K98: 2.400m3/3.941 m3 đạt 61%; cấp phối đá dăm lớp dưới: 600m3/1.445 m3, đạt 42%; cống thoát nước ngang hoàn thành 10/13 cái; cấp phối đá dăm lớp trên, thảm mặt đường bê tông nhựa: chưa thi công; Tuyến mới 2 dài 765m, bề rộng nền đường 9,5m (mặt đường 7,5m, lề mỗi bên 1m): Đắp đất K95:11.180m3/12.617m3, đạt 85%; đắp đất K98: 875m3/1.383 m3 đạt 48%; cấp phối đá dăm lớp dưới: 251m3/1.064m3, đạt 24%; cấp phối đá dăm lớp trên: 222m3/940 m3, đạt 24%; cống thoát nước ngang hoàn thành 02/03 cái; thảm mặt đường bê tông nhựa được 120m/765m.

Về giải ngân vốn, năm 2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn 385,8 triệu đồng; năm 2024 tạm ứng ngân sách tỉnh 30.764 triệu đồng đã giải ngân 14.235 triệu đồng, đạt 46% số vốn bố trí.
 
ktns lavang2
 
Tại buổi khảo sát, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng báo cáo một số khó khăn do quá trình GPMB và thời tiết ảnh hưởng đến tiến độ thi công, chưa thể hoàn thành trong tháng 7 năm 2024 theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; trong quá trình thiết kế với nguồn vốn hạn chế nên hạng mục Bãi đổ xe có kết cấu mặt đắp đất ≥K90. Do đó, lớp mặt chưa đảm bảo yêu cầu khai thác vào mùa mưa. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng chỉ đạo QLDA, PTQĐ &CCN huyện đôn đốc và động viên nhà thầu thi công hoàn thành trong tháng 8 năm 2024 và đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép rà soát sử dụng kinh phí còn lại chưa sử dụng của dự án để bổ sung lớp kết cấu vật liệu chống chịu nước lớp mặt bãi đổ xe nhằm đảm bảo khai thác, sử dụng thuận lợi và phát huy hiệu quả đầu tư.
 
Cũng trong ngày, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát dự án Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải Cụm Công nghiệp Diên Sanh theo Nghị quyết phê duyệt Chủ trương số 08b/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.
 
Tin, ảnh: Lê Thiện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây