HĐND tỉnh Quảng Trị

http://hdndquangtri.gov.vn

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Dự án hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa

Chiều ngày 22/5/2024, Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Dự án hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa theo các Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnhThường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Xây dựng, Sở Giao thông, BQLDA Đầu tư xây dựng tỉnh, lãnh đạo huyện Cam Lộ đi thực tế tại một số công trình của Dự án, sau đó làm việc tại Hội trường UBND huyện Cam Lộ.
image 001
Đ/c Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
 
Dự án hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 22/3/2018; điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 340a/NQ-HĐND ngày 05/9/2018 và Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 09/6/2020; tổng mức đầu tư dự án là 262.733 triệu đồng, nguồn vốn NSTW (252.931 triệu đồng) và NSĐP (9.802 triệu đồng); thời gian thực hiện năm 2018-2021.
 
Theo báo cáo của UBND tỉnh tại buổi làm việc thì đến nay, kế hoạch vốn hàng năm đã bố trí đủ từ vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025; kết quả giải ngân đạt trên 95%; tổng giá trị khối lượng thực hiện dự án là 253.207,307 triệu đồng. Về tình hình thực hiện các công trình thuộc Dự án:
 
  • Có 12 công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao cho đơn vị quản lý khai thác, gồm: (1) Hồ Bản Chùa 2 và hệ thống kênh nội đồng; (2) Hồ Tân Sơn; (3) Hồ và trạm bơm Quật Xá (xã Cam Nghĩa); (4) Trạm bơm Nam Thành; (5) Trạm bơm Tam Hiệp; (6) Trạm bơn Lâm Lang; (7) Trạm bơm Vĩnh An; (8) Trạm bơm Hiếu Bắc; (9) Trạm bơm Bích Giang; (10) Trạm bơm Phường 4; (11) Trạm bơm Đại Độ; (12) Trạm bơm Vĩnh Đại, xã Cam Hiếu.
  • ​​​​Có 11 công trình, hạng mục công trình hoàn thành chưa bàn giao cho đơn vị quản lý khai thác, gồm: 08 công trình, hạng mục công trình đã báo cáo Sở quản lý xây dựng chuyên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu, gồm: (1) Trạm bơm Quật Xá 2, xã Cam Thành; (2) Trạm bơm Đâu Bình 1, xã Cam Tuyền; (3) Trạm bơm Cam Phú 3, xã Cam Thành; (4) Trạm bơm Đá Lã, xã Cam Thủy; (5) Trạm bơm Thượng Lâm; (6) Hồ Tân Phú, xã Cam Thành; (7) Hạng mục giao thông thuộc công trình Đập dâng Bản Chùa 1; (8) Hạng mục Kè bảo vệ trạm bơm thuộc công trình Trạm bơm Vĩnh Đại. Và, 03 công trình, hạng mục công trình chưa báo cáo Sở quản lý xây dựng chuyên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu, gồm: (1) Trạm bơm Quật Xá 1, xã Cam Thành; (2) Trạm bơm Mai Trung, xã Cam Chính; (3) Hồ Khe Lau.
  • Có 03 công trình, hạng mục công trình chưa thi công hoàn thành: (1) Tuyến đường ống cấp nước tưới N1-1 thuộc công trình Đập dâng Bản Chùa 1, xã Cam Tuyền; (2) Trạm bơm Tân Xuân, xã Cam Thành; (3) Trạm bơm Mỹ Hòa, xã Thanh An.
 
z5470655158319 5a902eb004e7deb6aaa0342707f6c532
Đ/c Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc
 
Phát biểu tại buổi làm việc, các ý kiến đều phân tích kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế; phân tích nguyên nhân trong đó có nguyên nhân khách quan như dịch bệnh Covid, thiên tai, dự án chuyển tiếp giữa hai kỳ của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025, đồng thời đề xuất các giải pháp để thi công hoàn thành mục tiêu của Dự án./.

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tin, ảnh: Lê Thiện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây