HĐND tỉnh Quảng Trị

http://hdndquangtri.gov.vn

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh

Ngày 13/3/2024, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện và các dự án phân cấp huyện quản lý lũy kế đến năm 2024. Cùng dự làm việc có Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở KHĐT, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp &PTNT.
 
tt 3
                                               Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trong điểm của tỉnh trên địa bàn gồm:  Dự án: Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, giai đoạn 1 đã thực hiện công tác kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng 19,9/23km đạt 86,52%; tổng số hộ bị ảnh hưởng phải bố trí tái định cư trên địa bàn huyện dự kiến 44 hộ, các xã, thị trấn liên quan đang rà soát, tìm vị trí phù hợp để xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án. Dự án: Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành công tác GPMB, bàn giao mặt bằng sạch 10km/11km; đã chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án: Đường cao tốc Bắc Nam, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ đi qua huyện Vĩnh Linh có tổng chiều dài tuyến chính 14,25km thuộc địa bàn các xã Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn và thị trấn Bến Quan; 1,5km tuyến nhánh đường nhập làn; 2km đường QL 9D có cầu vượt đường cao tốc đã bàn giao mặt bằng 12,5/14,25km đạt 87,72%, đã bàn giao mặt bằng sạch để thi công dự án là 10,18 km; đang thực hiện xây dựng 03 khu tái định cư với tổng diện tích 8,03ha, bố trí 88 lô, dự kiến cơ bản hoàn thành toàn bộ hạ tầng vào ngày 31/3/2024.
 
tt 2
Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh đi thực địa tại các dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

Đối với các dự án phân cấp huyện Vĩnh Linh quản lý gồm Dự án Đường kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các xã ven biển, hạ tầng khu du lịch Cửa Tùng và bãi tắm cộng đồng Vĩnh Thái có tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 82,5 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện đối ứng là 57,5 tỷ đồng; Dự án hiện đang thi công, đạt khoảng 62% khối lượng. Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án đến năm 2024 là 98,2 tỷ đồng, giải ngân lũy kế đến 31/1/2024: 68 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 69%. Có 22 dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư 132 tỷ đồng, đã bố trí vốn lũy kế đến năm 2024 80 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đạt tỷ lệ 78%.
 
tt 4
                                   Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Tại phiên làm việc, sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các sở, ngành và thành viên trong Đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo UBND huyện sớm trình phê duyệt Quy hoạch vùng huyện để điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, trong đó chú trọng xây dựng các khu tái định cư tập trung phù hợp với ngành nghề, sinh hoạt của người dân địa phương; điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn của các dự án đang triển khai, bảo đảm giải ngân kế hoạch đạt tỷ lệ cao nhất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã bố trí vốn năm 2024, đặc biệt là các công trình, dự án chào mừng 70 năm thành lập huyện và các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để phấn đấu đưa huyện về đích nông thôn mới theo lộ trình; thực hiện tốt thu hút vốn đầu tư xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp vào đầu tư tại cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.
Các kiến nghị, đề xuất của UBND huyện, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và giao các ban HĐND, cac sở ngành liên quan tiếp thu để tham mưu cho UBND tỉnh, Thường trực HĐND xem xét theo thẩm quyền.
 
tt1
 
Trước đó, ngày 12/3/2024 Đoàn công tác của Thường trực HĐND làm việc với UBND huyện Hướng Hóa, nghe UBND huyện Hướng Hóa báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn; vốn đầu tư thực hiện các Chương trình MTQG và đi thực địa một số công trình, dự án trên địa bàn huyện./.
Tin, ảnh: Lê Thiện
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây